2026-May-28 19:57:00
MC informa que el personal continua revisando en cajas de empalme.
Jennifer Loaiza

2026-May-28 17:53:00
MC informa que siendo las 16:30 el personal informa que corrigieron evento presentando e identificaron otro a 100 metros. personal en desplazamiento para corregir.
Jennifer Loaiza

2026-May-28 15:19:00
MC informa siendo las 15:08 el jefe zonal informa que la falla masiva fue superada y que el personal se encuentra en ambos nodos tanto en Yumbo como Colon realizando validaciones.
Jennifer Loaiza

2026-May-28 14:56:00
MC informa siendo las 14:14 el personal informa que debido a evento masivo se deben pausar las actividades. Una vez se supere el evento se retomarán las labores
Jennifer Loaiza

2026-May-28 13:46:00
MC informa siendo las 13:10  el personal informa que se encuentran en desplazamiento al posible punto donde se encuentra la atenuación y posterior a ello realizarán pruebas de potencias
Michel Julieth Velez

2026-May-28 12:26:00
MC informa siendo las 12:10 el jefe zonal informa que el personal se encuentra en desplazamiento próximos a llegar al nodo de Colón
Michel Julieth Velez

  2026-May-26 17:01:00
MC informa siendo las 16:52 el jefe zonal informa que se programan actividades para el día de mañana a las 12:00 pm.
Michel Julieth Velez

2026-May-26 09:31:00
MC informa "Por medio de la presente informamos que siendo las 10:00 am el jefe zonal informa que se suspenderán actividades por evento masivo presentado, se retomarán actividades en cuanto se supere la afectación"
Yuly Rendon

2026-May-26 09:31:00
MC informa "Por medio de la presente informamos que siendo las 08:49 el jefe zonal informa que el personal se encuentra revisando fibra y ejecutando labores en el nodo Colon."
Yuly Rendon

2026-May-26 08:57:00
Mc Informa: Personal se encuentra en desplazamiento al nodo para continuar con labores de certificación
Alex Bonilla

Jhon Alexander Bonilla

2026-May-26 19:35:00
 MC informa: El personal nos informa que actualmente se suspende la actividad hasta el dia de mañana 27/05/2026 a las 8:00 A.M, esto debido a que no contamos con personal disponible.
Jennifer Loaiza

2026-May-26 18:11:00
MC informa: El personal valido un kilómetro adelante de la atenuación y se van a devolver 1 km para certificar el hilo.
Jennifer Loaiza

2026-May-26 18:11:00
MC informa: Que el personal se encuentra validando en caja de empalme.
Jennifer Loaiza

2026-May-26 16:07:00
MC informa que el personal se desplaza a la caja intervenida el día anterior. En sitio, el compañero reporta que desde Colón se evidencia una leve atenuación aproximadamente a 3 km, el personal se encuentra buscandola.
Michel Julieth Velez

2026-May-26 13:07:00 
MC informa: siendo las 12:40 el jefe zonal informa que el personal continua  trabajando en evento masivo presentado. En cuanto se supere retomarán actividades en Yumbo.
Michel Julieth Velez

2026-May-26 10:03:00
Por medio de la presente informamos que  siendo las 09:40 el jefe zonal informa que el personal continua  trabajando en evento masivo presentado. En cuanto se supere retomarán actividades en Yumbo
Jhon Alexander Bonilla

2026-May-26 08:43:00
Mc informa:  Por medio de la presente informamos que el personal se encuentra trabajando en evento masivo presentado. En cuanto se supere retomarán actividades en Yumbo.
Jhon Alexander Bonilla

2026-May-25 22:00:00
MC informa: que siendo las 19:15 el personal informa que se devolvieron los cambios que se habían realizado, ya que el hilo enviado no llegó a esta caja. Se suspende la actividad debido a que la recamara se encuentra sellada, las labores se reanudaran el dia de mañana 26/05/2026 a las 8:00 A.M.
Sebastian Hernandez

2026-May-25 18:27:00
MC informa: Que siendo las 18:00 el personal informa que se la recamará esta sellada y de ser necesario acceder a ella se debe solicitar permiso y apertura de la misma, por el momento el personal se encuentra revisando la fibra en las cajas para validar y poder normalizar el enlace.
Jennifer Loaiza

   2026-May-25 17:00:00
MC informa Por medio de la presente informamos que siendo las 17:00 el personal informa que al continuar con el recorrido de certificación encuentran recamara sellada. Personal evaluando las acciones a seguir.
Michel Julieth Velez

  2026-May-25 14:57:00
MC informa: siendo las 14:40 el jefe zonal informa que el personal se encuentra revisando en el tramo los eventos.
Michel Julieth Velez

 2026-May-25 13:45:00
MC informa siendo las 13:40 el jefe zonal informa que el personal se encuentra en Yumbo realizando validaciones
Michel Julieth Velez

2026-May-25 10:40:00
Mc informa el jefe zonal informa que el personal continua atendiendo falla masiva, se retomarán actividades de certificación en cuanto esta sea superada
Michel Julieth Velez

2026-May-22 13:26:00
MC indica validar el enlace se le informa que la potencia se observa sobre el limite e  indican que el día de hoy se corrigieron unas atenuaciones de los dos extremos como se les indico que la potencia esta al limite reprograman actividad para el día 25/05/2026 lunes a las 8am.
Michel Julieth Velez

 2026-May-22 08:20:00
MC: informamos que nuestro personal está a la espera de ingreso a Colon.A la espera demás información.
Kimberly Acevedo
Sara Calvo Pe�a

 2026-May-22 07:04:00
MC informa: Por medio de la presente informamos que nuestro personal se encuentra en desplazamiento.
Kimberly Acevedo
Sara Calvo Pe�a

2026-May-22 18:54:00
Por medio de la presente informamos que nuestro personal encuentra buffer estresados y con amarras. El jefe zonal reprograma actividad para el día de mañana 23/05/2026 desde las 07:00 AM
Jhon Alexander Bonilla

2026-May-22 16:34:00
 MC informa: nuestro personal continua trabajando para corregir los eventos.
Jaider Vargas

2026-May-22 15:23:00
 MC informa: nuestro personal se encuentra trabajando para corregir los eventos.
Jaider Vargas

2026-May-22 14:27:00
 MC informa: nuestro personal se encuentra nuevamente en colon para trabajar en las atenuaciones.
Jaider Vargas

2026-May-22 09:40:00
 MC informa personal técnico está atendiendo una falla y tan pronto se solvente se desplazarán al nodo de Colón.
Jaider Vargas

2026-May-22 07:42:00
MC informa: "nuestro personal técnico se encuentra en desplazamiento".
Jennifer Loaiza

2026-May-21 16:23:00
MC informa que se suspende actividad ya que están atendiendo una falla masiva, se reprograma para el día de mañana 22/05/2026 a las 07:00 AM
Diego Santiago Giraldo Serna

2026-May-21 15:49:00
MC informa que el personal se encuentra validando en terreno
Diego Santiago Giraldo Serna

2026-May-21 12:23:00
 Mc informa el personal se encuentra en desplazamiento a Colón.
Jaider Vargas

2026-May-19 17:29:00
MC informa "Por medio de la presente informamos que se agendan las validaciones correspondientes para el día de mañana 21/05/2026 a partir de las 12:00pm."
Yuly Rendon

2026-May-19 17:45:00 
Mc informa que se reagendara mantenimiento para para optimizar el enlace
 
Jhon Alexander Bonilla

 2026-May-19 12:22:00
MC informael ndica que se está haciendo mantenimiento preventivo y se están corrigiendo empalmes.
Jaider Vargas

2026-May-16 14:30:00
Se comunica a MC quien indica que hoy en la mañana se corrigieron dos eventos quedo pendiente para optimizar el enlace ya que en el momento tienen una afectación en la zona 
 
Diego Santiago Giraldo Serna

  2026-May-15 18:48:00
 MC informael personal finaliza con algunas correcciones en la zona, e informa que se continuará mañana 16/05/2026 a las 08:00
Jaider Vargas

  2026-May-15 17:40:00
MC informa que se encuentran en la zona norte para corregir eventos ( Se comparte Evidencia)
Elian Buena Ga�an

 2026-May-15 17:10:00
MC informa que el personal se encuentra en desplazamiento a Colon para continuar con la certificación del enlace
Elian Buena Ga�an

2026-May-15 14:41:00
MC informa: el jefe zonal indica que se suspendieron actividades debido a falla presentada. En cuanto se solucione el personal regresará para corregir evento unitario.
Laura  Arias

2026-May-15 12:12:00|
MC informa: el personal informa que encontraron evento  a 6320 mts y adicionalmente visualizaron otro punto a 6380 mts, es decir 60 mts más adelante. 
Personal en desplazamiento a fallas evidenciadas.
Laura  Arias

2026-May-15 10:43:00|
MC informa :El jefe zonal indica que se está haciendo mantenimiento preventivo y se están corrigiendo empalmes.
Laura  Arias

2026-May-15 09:44:00
MC informa: "jefe zonal informa que personal de MC se encuentra en nodo de legón y los otros compañeros se están desplazando para nodo de yumbo para medir de ambos lados."
Jorge Madiel L�pez

   2026-May-14 16:18:00
MC informa que el personal informa que se suspendieron actividades debido a que surgió falla masiva. En cuanto se solucione el personal retormará actividades.
Elian Buena Ga�an

  2026-May-14 14:20:00
MC informa que el personal se encuentra corrigiendo atenuaciones.
Elian Buena Ga�an

 2026-May-13 18:01:00
MC informa :el personal indica que se encuentra migrando hilo, a espera de mas informacion.
Laura  Arias

 2026-May-13 15:02:00
MC informa que se encuentran finalizando la solución de la falla. En cuanto se logre confirmar el estado del servicio, el personal se desplazará hacia Colon para continuar con las labores.
Elian Buena Ga�an

 2026-May-13 14:00:00
MC informa que se continua atendiendo falla masiva. En cuanto se logre solucionar, el personal se desplazará hacia Colon para continuar con las labore
Elian Buena Ga�an

 2026-May-13 13:00:00
MC indica que  indica que el personal se encuentra atendiendo una falla masiva cerca. En cuanto esta sea solucionada se desplazarán a Colon, a la espera de mayor información.
Elian Buena Ga�an

2026-May-12 18:40:00
 MC INFORMA Por el momento, se corrigieron eventos en 3 cajas de empalme.
Las actividades continuarán el día de mañana 13/05/2026 a las 12:00 pm en el nodo de Colón debido a la extensión del tramo
Jaider Vargas

2026-May-12 17:55:00
 MC INFORMA: el personal informa que se encuentra validando en otra caja de empalme
Jaider Vargas

  2026-May-12 16:52:00
MC INFORMA: el personal mide desde Colon e inician desplazamiento hacia evento encontrado a 10.625 mts.
Elian Buena Ga�an

 2026-May-12 16:17:00
MC INFORMA: que se encuentra en desplazamiento al nodo de colon 
Elian Buena Ga�an

2026-May-12 13:07:00
MC INFORMA: el personal informa que se encuentra en desplazamiento para continuar con las correcciones. 
Elian Buena Ga�an

2026-May-11 19:07:00
MC INFORMA validar el enlace, se informa fony lo cual dice no hay personal en sitio se validad el dia de mañana 
Jaider Vargas

  2026-May-11 18:37:00
MC INFORMA siendo las 18:33 el personal informa que llegan al nodo roosevelt
proceden a validar.
Jaider Vargas

 2026-May-11 18:30:00
 MC INFORMA siendo las 16:54 el personal informa que continuan las lluvias y que segun medidas tomadas anteriomente se evidenció grieta a 28.557 metros.
Jaider Vargas

 2026-May-11 15:58:00
Mc informa que personal detenido por lluvias en la zona 
Elian Buena Ga�an

2026-May-11 13:58:00
MC solicita apagar punto  en colon para poder medir ya que llega potencia y no se ha podido medir  
Se realiza apagado  a la espera de información.
Elian Buena Ga�an

2026-May-11 09:01:00
Se consulta con MC e informan que solicitan acompañamiento para Yumbo apartir de las 13:00, ya se informa a Fony.
Jorge Madiel L�pez

2026-May-08 21:40:00
Fony informa que el caso queda pendiente para el dia lunes 11 de Mayo.
 
Yuly Rendon

2026-May-07 17:06:00
MC informa " Por medio de la presente informamos que siendo las 16:45 el jefe zonal informa que se valido en conjunto con el personal de legon y se le dio continuidad al hilo y al enlace le llego potencias."
Yuly Rendon

2026-May-07 07:53:00
MC informa " Por medio de la presente informamos que siendo las 10:50 el personal continúa en labores enrutando el hilo."
Yuly Rendon

2026-May-07 07:53:00
MC informa: El personal se encuentra enrutando el hilo.
Jaider Camilo Olaya Jordan

2026-May-06 11:18:00
Mc informa:
Por medio de la presente informamos que el jefe zonal indica que se suspende actividad de enrutamiento de hilos, debido a que se presentó una falla en el mismo tramo. En cuanto sea atendida se retomarán actividades.

Yuly Rendon

2026-May-06 09:18:00
MC informa: El personal se encuentra realizando labores de enrutamiento de hilos.
Jennifer Loaiza

2026-May-06 07:59:00
MC informa: El personal se encuentra en sitio validando y  trocando hilos de fibra.
Jennifer Loaiza

2026-May-06 07:51:00
MC informa: El personal inicia desplazamiento para las validaciones sobre el enlace.
Jennifer Loaiza

2026-May-06 06:32:00
MC informa: por favor aplicar Tiempo Muerto (TM) por lluvias en la zona.
Jennifer Loaiza

2026-May-05 14:17:00
MC informa: Por medio de la presente, se informa que el jefe zonal ha indicado la necesidad de realizar labores de enrutamiento del tramo, debido a que uno de los hilos no se encuentra y se desconoce la causa de esta situación. Por tal motivo, la actividad será programada para el día 06/05/2026 a las 06:00 a. m., siempre y cuando no se presenten fallas adicionales. 
Yuly Rendon

2026-May-05 12:56:00
MC informa: El personal realizo validaciones y se evidencio hilo abierto en una caja de empalme y adicional que estaba enrrollado, trabajaran para la solución.
Yuly Rendon

2026-May-05 09:42:00
MC informa: El personal se encuentra culminando labores de la falla en Yumbo . Iniciarán desplazamiento en 30 minutos aproximadamente.
Jennifer Loaiza

2026-May-05 08:37:00
MC informa: Que el personal continua atendiendo falla prioritaria en el tramo de Yumbo, en el momento que culminen se retomarán las labores de la apertura Colon -Yumbo.
Jennifer Loaiza

 2026-May-05 07:08:00
MC informa: Por medio de la presente informamos que se presenta actividad prioritaria con el personal, al momento de que culminen el personal comenzara las certificación sobre el enlace al momento de culminar.
Laura  Arias

2026-May-04 13:09:00
Mc informa "Siendo las 12:30 el jefe zonal informa que el medidor se encuentra en el nodo Roosvelth a la espera de la posición para medir sin embargo se confirma que ya se volteo un enlace de legón hacia yumbo y se está enrutando el hilo afectado para también voltearlo hacia la fibra de legon."
Yuly Rendon

2026-May-04 11:47:00
Mc informa "Siendo las 11:30 el jefe zonal informa que el personal realizo medidas y se evidencio enlace abierto a 1030 metros y adicional indica que se están realizando pruebas con acompañamiento de técnico de legon  para voltear los enlaces por una fibra de ellos." 
Yuly Rendon

2026-May-04 10:53:00 
Mc informa "Siendo las 10:30 el jefe zonal informa que personal midió, pero hay un problema en el OTR y se encuentran revisando en conjunto con el personal de LEGON."
Yuly Rendon

2026-May-04 09:39:00
Mc informa "Siendo las 09:30 el jefe zonal informa que el personal continua en desplazamiento." a la espera de mayor información de parte de MC.
Yuly Rendon

2026-May-04 09:23:00
MC informa que el personal se encuentra en desplazamiento al nodo. Trafico lento por lluvias en la zona. 
Jennifer Loaiza

2026-May-02 12:01:00  
MC informa: "el JR recibe llamada del jefe técnico legón Fony Vargas solicita reprogramar actividad para el día lunes por falta de personal por parte de ellos, se reagenda para el lunes 04/05/2026 a las 07:00".
Michel Julieth Velez

2026-May-02 11:59:00 
MC informa: "el personal iniciara el desplazamiento a nodo Colon, en unos minutos, se solicita nos confirmen acompañamiento y contacto del mismos.". se consulta con fony a la espera de mas información. 
Michel Julieth Velez

 2026-May-02 8:52:00
MC informa: "La cuadrilla programada para atender la vista el día de hoy se incapacito, por ende se reprograma para las 10:00 am, con otro personal".
Michel Julieth Velez

2026-Abr-30 14:20:00
MC informa que se reprograma la validación del enlace para el día sábado 02 de mayo a las 8am, ya que mañana no labora el técnico que atenderá la atenuación
Michel Julieth Velez

2026-Abr-30 13:34:00
MC informa, siendo las 12:33, el NOC de Legon reporta que el enlace se encuentra operativo e indica que queda pendiente la validación del enlace de respaldo.
Se informa la novedad al jefe zonal, Jorge Sánchez, quien indica que se procederá a atender la atenuación de este enlace el día de mañana a las 08:00 a. m., desde el nodo de Colón.

2026-Abr-30 12:25:00
MC informa que el jefe zonal  indica que el personal realiza medidas desde Yumbo en las cuales evidencia que la grafica esta completa y la potencia esta dentro de los parametros, se observa el enlace principal operativo, sin errores y potencias dentro de los rangos, queda pendiente en validar el enlace de respaldo.
Michel Julieth Velez

2026-Abr-30 11:30:00
MC informa que el personal  se encuentra en el nodo Yumbo con el personal de Legón.
Personal procede a validar enlace.
Michel Julieth Velez

2026-Abr-30 08:21:00
Fony solicita reportar a MC que se evidencian potencia atenuadas en el enlace YUMBO,  MC genera caso 4153365 
Se le notifica al jefe zonal Jorge Narváez  quien solicita permisos de acompañamiento e ingreso en Legon- Yumbo.                                                                                               